# Etape de realizare

Pentru realizarea unui proiect se parcurg, în ordine, următoarele etape:

Etapa 1 - Studiu privind infrastructurile critice și a suprafețelor de atac cibernetic asupra acestora

Obiective:

- Identificarea infrastructurilor critice naționale

Durată etapă:

- 6 luni
- 10.05.2018 - 30.11.2018

Activităţi şi responsabilităţi:

- Studierea și analizarea situației infrastructurilor critice care prezintă suprafețe de atac cibernetice la nivel național și european
- Inventarierea și catalogarea infrastructurilor critice și a suprafețelor de atac
- Diseminarea în jurnale sau conferințe de specialitate a rezultatelor primelor două activități
- Realizarea site-ului Web al proiectului
- Managementul proiectului

Etapa 2 - Studiu privind modalitățile de atacuri cibernetice asupra infrastructurilor critice. Analiza sistemelor adaptive de recunoaștere a atacurilor cibernetice

Obiective:

- Analizarea și identificarea atacurilor cibernetice asupra infrastructurilor critice
- Descrierea sistemelor adaptive de recunoaștere a atacurilor cibernetice

Durată etapă:

- 12 luni
- 01.12.2018 - 29.11.2019

Activităţi şi responsabilităţi:

- Studierea și analizarea atacurilor cibernetice asupra infrastructurilor critice
- Definirea atacurilor cibernetice și analiza efectelor acestora asupra infrastructurilor critice
- Prezentarea modalităților si procedeelor de identificare a atacurilor cibernetice
- Studierea sistemelor adaptive de recunoaștere a atacurilor cibernetice
- Descrierea sistemelor adaptive de recunoaștere a atacurilor cibernetice
- Diseminarea în jurnale sau conferințe de specialitate a rezultatelor primelor 5 activități
- Actualizarea site-ului Web al proiectului
- Managementul proiectului

Etapa 3 - Realizarea unei arhitecturi software de referință pentru implementarea unui sistem adaptiv de recunoaștere a atacurilor cibernetice în faze incipiente folosind „agenți software inteligenți”

Obiective:

- Dezvoltarea unei arhitecturi de referință pentru un sistem adaptiv de recunoaștere a atacurilor cibernetice în faze incipiente folosind „agenți software inteligenți”

Durată etapă:

- 12 luni
- 01.12.2019 - 30.11.2020

Activităţi şi responsabilităţi:

- Analizarea cerințelor funcționale ale unui sistem adaptiv de recunoaștere a atacurilor cibernetice în faze incipiente folosind „agenți software inteligenți”
- unei arhitecturi software de referință pentru implementarea unui sistem adaptiv de recunoaștere a atacurilor cibernetice în faze incipiente folosind „agenți software inteligenți”
- Diseminarea în jurnale sau conferințe de specialitate a rezultatelor primelor două activități
- Actualizarea site-ului Web al proiectului
- Managementul proiectului